<p>La sede, que se integrar&aacute; al Polo Educativo San Francisco, tiene como objetivo ampliar la oferta acad&eacute;mica de la regi&oacute;n, incorporando carreras vinculadas a disciplinas cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas. Esta expansi&oacute;n se suma a una propuesta educativa ya consolidada en &aacute;reas como ingenier&iacute;a, salud, arte, ciencias sociales, humanidades, idiomas y ciencias exactas y naturales.</p>

<p>El edificio se construye sobre un terreno de 7.543 m&sup2;, con una superficie cubierta de 2.515 m&sup2; distribuidos en dos plantas. En la planta baja se ubicar&aacute;n un Sal&oacute;n de Actos, aulas h&iacute;bridas, sanitarios mixtos, cantina, Sala de Profesores, aulas taller, Espacio T&eacute;cnico, Archivo y &aacute;reas administrativas. En el nivel superior se instalar&aacute;n un Gabinete Inform&aacute;tico, Sala de Reuniones, aulas h&iacute;bridas, un Lactario, Biblioteca, m&aacute;s aulas taller, sanitarios mixtos y un Centro de Estudiantes.</p>

<p>Entre los avances m&aacute;s significativos se encuentra la finalizaci&oacute;n del 100% de la estructura premoldeada, ya fabricada y montada, as&iacute; como tambi&eacute;n los contrapisos de planta baja. Actualmente, se trabaja en la preparaci&oacute;n de las bases para la terminaci&oacute;n interior, mientras que la carpeta de compresi&oacute;n est&aacute; completada en un 30%.</p>

<p>En paralelo, se desarrolla la instalaci&oacute;n sanitaria con un 40% de avance, que incluye colocaci&oacute;n de ca&ntilde;er&iacute;as y accesorios primarios para agua, cloacas y desag&uuml;es pluviales. Adem&aacute;s, ya se ha realizado el 90% del alisado de pisos, y ha comenzado el montaje del techo met&aacute;lico con la preparaci&oacute;n y fijaci&oacute;n de sus estructuras.</p>

<p>Seg&uacute;n el cronograma, para fines de julio comenzar&aacute; la colocaci&oacute;n de los solados interiores en la planta alta y luego en el resto del edificio, tambi&eacute;n se prev&eacute; el hormigonado de las veredas perimetrales en accesos principales y circulaci&oacute;n interna, el avance del montaje completo del techo y la instalaci&oacute;n de la contrafachada, que incluir&aacute; grandes aberturas.</p>

<p>La obra mantiene un ritmo constante de ejecuci&oacute;n, sin mayores interrupciones, incluso con trabajos los fines de semana. Desde el inicio del proyecto, las tareas se desarrollan respetando estrictos protocolos de seguridad y planificaci&oacute;n.</p>
